\documentclass{beamer}
\usepackage{beamerthemeshadow}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
%\beamertemplateshadingbackground{red!10}{blue!10}

\title{ReVisio}
\author{Anna Zerbinati \and Francesco Versaci (PM)}
\institute{Universit\`a di Padova}
\date{5 giugno 2004}

\begin{document}
\frame{

	\begin{center}
	\includegraphics[width=2cm]{frisbee.png}\\
	Frisbee -- Free is better
	\end{center}
	\titlepage
	
}

\logo{\includegraphics[width=1cm]{frisbee.png}}

\part{uno}
\section{Generalit\`a}
\frame{
	\frametitle{Generalit\`a}
	\begin{tabular}{lp{7cm}}
		Nome gruppo & Frisbee\\
		Nome progetto & ReVisio\\
		Project Manager & Francesco Versaci\\
		Cliente finale & Provincia di Rovigo -- Area trasporti, pianificazione e tutela
		del territorio\\
		Data inizio & 30/04/2004\\
		Data fine (prevista) & 18/07/2004\\
		Costo Economico & Nullo \\
		Costo in Tempo & 2 mesi e mezzo
	\end{tabular}
}

\section{Stakeholders}
\frame{
	\frametitle{Stakeholders}
	\begin{itemize}
		\item Provincia di Rovigo -- Area trasporti
		\item Imprese di revisione della provincia di Rovigo
		\item Abitanti della provincia di Rovigo
		\item Prof. Luca Pretto
		\item Ing. Giorgio Beghini
		\item Gruppo di progetto Frisbee
	\end{itemize}
}

\part{due}
\section{Obiettivi}
\frame{
	\frametitle{Obiettivi}
	\begin{itemize}
		\item Creare una base di dati riguardante le imprese di revisione
		della provincia di Rovigo
		\item Soddisfare le esigenze degli Stakeholders
		\item Acquisire competenze per realizzare basi di dati
		\item Acquisire competenze di project management
		\item Confrontarsi col \emph{mondo reale}
		\item Superare con un buon voto l'esame
	\end{itemize}
}

\section{Risultati}
\frame{
	\frametitle{Risultati}
	\begin{itemize}
		\item Sistema informatico
		\item Documentazione del sistema informatico
		\item Manuale utente
		\item Presentazione al docente
		\item Presentazione del piano di progetto
	\end{itemize}
}

\section{Vincoli}
\frame{
	\frametitle{Vincoli}
	\begin{itemize}
		\item Temporali:
		\begin{itemize}
			\item[--] 5 giugno -- presentazione del piano di progetto
			\item[--] 18 luglio -- consegna al cliente
		\end{itemize}
		\item Strumentali:
		\begin{itemize}
			\item[--] Server Linux con PostgreSQL, PHP, Apache
			\item[--] Software \emph{libero} per la presentazione
		\end{itemize}
	\end{itemize}
}
\part{quattro}
\section{Criticit\`a}
\frame{
	\frametitle{Criticit\`a}
	\begin{tabular}{|p{4cm}|l|l|l|}
		\hline
		\textbf{Descrizione} & \textbf{Responsabile} & \textbf{Azioni} & \textbf{Stato}\\
		\hline \hline
		Esatta comprensione delle esigenze del cliente & AZ & Colloqui & 90\%\\
		Studio SQL & AZ, FV & Studio & 10\%\\
		Studio PHP & AZ, FV & Studio & 70\%\\
		Studio HTML/CSS & AZ, FV & Studio & 50\%\\
		Installazione & FV & Prove & 50\%\\
		\hline
	\end{tabular}
}

\section{Gestione della qualit\`a}
\frame{
	\frametitle{Gestione della qualit\`a}
	\begin{itemize}
		\item Controllo di qualit\`a sullo schema E-R
		\item Verifica dello schema E-R da parte del docente
		\item Verifica delle funzionalit\`a della base di dati
		\item Verifica dell'interfaccia utente
	\end{itemize}
}

\section{Milestones}
\frame{
	\frametitle{Milestones}
	\begin{tabular}{|l|p{5.5cm}|l|}
		\hline
		\textbf{Data} & \textbf{Descrizione} & \textbf{Stato}\\
		\hline \hline
		06/05 & Progetto approvato dal prof. & Raggiunto in tempo\\
		02/06 & Presentazione pronta & Raggiunto in tempo\\
		09/06 & Schema E-R ristrutturato pronto & \\
		28/06 & Base di dati pronta & \\
		13/07 & Applicazione pronta & \\
		18/07 & Consegna prodotto e chiusura progetto & \\
		\hline
	\end{tabular}

}

\section{Piano di comunicazione}
\frame{
	\frametitle{Piano di comunicazione}
	\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
		\hline
		\textbf{Destinatario} & \textbf{Contenuti} & \textbf{Formato} & \textbf{Quando}\\
		\hline \hline
		Funzionari provincia & Requisiti & Colloquio & 07/05\\
		Imprese di revisione & Requisiti & Colloquio & 21/05\\
		Ing. Beghini & Piano di preogetto & Presentazione & 05/06\\
		Prof. Pretto & Schemi E-R & Cartaceo & 09/06\\
		Cliente & Documentazione & Cartaceo/PDF & 14/07\\
		\hline
	\end{tabular}

}

\part{grafici}
\section{Work Breakdown Structure}
\frame{
	\frametitle{Work Breakdown Structure}
	\includegraphics[height=5.9cm]{wbs.pdf}
}

\logo{}
\section{Diagramma di Gantt}
\frame{
	\frametitle{Diagramma di Gantt}
	\includegraphics[height=7cm]{gantt.pdf}
}

\end{document}
